UBND huyện Đồng Phú

https://www.dongphu.binhphuoc.gov.vn

HĐND huyện giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ các dự án của UBND huyện

Sáng 22-5, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Phú Lã Quốc Tuấn cùng các Ban của HĐND huyện đã giám sát UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện các dự án được HĐND huyện thuận chủ trương từ năm 2020 đến nay.
 
Ông Ngô Quang Thuấn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thay mặt UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hộ trợ thực hiện các dự án
 Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện có 20 dự án, công trình có thu hồi đất được HĐND huyện thuận chủ trương. Trong đó dự án 5 tuyến đường kết nối đường ĐT 741 có 539 thửa; dự án đường kết nối huyện Đồng Phú với huyện Phú Riềng 93 thửa; dự án đường xuyên tâm 264 thửa; dự án đường Nguyễn Huệ 9 thửa; dự án đường Ngô Quyền 30 thửa; dự án đường Âu Cơ 143 thửa; dự án đường Nguyễn Hữu Thọ 11 thửa; dự án tuyến D1 (Tân Lập) 3 thửa; dự án đường tổ 8, tổ 10 khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú có 3 thửa; dự án khu dân cư ấp 4 xã Đồng Tâm 3 thửa; dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch 283 thửa; dự án đường Tân Hoà - Tân Lợi 731 thửa; dự án đường Tôn Đức Thắng 4 thửa; dự án đường tổ 9 kết nối đường Phú Riềng Đỏ có 1 hộ kiến nghị bồi thường, hỗ trợ; riêng dự án xây dựng đường vào Trường Mầm non Đồng Tiến (điểm ấp 4) do người dân đã đồng ý hiến đất, hiến cây nên không thực hiện bồi thường hỗ trợ và dự án tổ 23 nối dài đến đường Tây Nam, thị trấn Tân Phú chưa thực hiện được do công tác vận động gặp nhiều khó khăn.
   Về tiến độ, kết quả thực hiện, nhìn chung các dự án triển khai đúng trình tự thu hồi. Có 2 dự án đã hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ; còn lại 16 dự án đang tiếp tục thực hiện kiểm kê, áp giá và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
   Trong quá trình triển khai các dự án, có 23 hộ có ý kiến, kiến nghị. Kết quả đã trả lời, giải quyết 19 kiến nghị, 4 kiến nghị đang giải quyết.
Thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện làm rõ thêm một số vấn đề liên quan
 
Trưởng Ban quản lý các dự án huyện giải trình một số vấn đề khó khăn trong vận động Nhân dân
   Trên cơ sở báo cáo và giải trình một số khó khăn, vướng mắc của UBND huyện, Đoàn giám sát HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần làm rõ một số nội dung liên quan đến số liệu chưa trùng khớp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND huyện; công tác phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân giữa cơ quan chuyên môn với các xã, thị trấn…
Phó chủ tịch UBND huyện Hoa Vận Định thay mặt UBND huyện giải đáp một số ý kiến tại buổi giám sát
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn kết luận một số vấn đề tại buổi giám sát
 
   Kết luận buổi gám sát, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn nhấn mạnh, trong công tác triển khai các dự án, giải phóng mặt bằng luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, dự án nhanh hay chậm phần lớn đều phụ thuộc vào khâu giải phóng mặt bằng. Vì vậy đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; ưu tiên giải quyết tốt quyền lợi hợp pháp của người dân trong diện thu hồi đất; nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các xã, thị trấn, đơn vị liên quan; tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Trường Thịnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây